Cổng thông tin điện tử huyện Tuần Giáo

https://tuangiao.gov.vn

Giám sát chuyên đề: “Tình hình thực hiện đầu tư công từ năm 2021-2024 trên địa bàn huyện Tuần Giáo” tại UBND Thị trấn

Sáng ngày 13/11, đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện Tuần Giáo do đồng chí Trần Bình Trọng - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát Tình hình thực hiện đầu tư công từ năm 2021-2024 tại  UBND Thị trấn Tuần Giáo
Sáng ngày 13/11, đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện Tuần Giáo do đồng chí Trần Bình Trọng - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát Tình hình thực hiện đầu tư công từ năm 2021-2024 tại  UBND Thị trấn Tuần Giáo. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Quàng Văn Cương - Trưởng Ban KT-XH, HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn giám sát cùng các thành viên của đoàn giám sát.
GS2
Trước khi làm việc, Đoàn giám sát và đại diện lãnh đạo Thị trấn đã kiểm tra thực tế một số công trình trên địa bàn thị trấn như: công trình Nâng cấp sữa chữa đường nội thị, công trình thoát nước (khối Tân Giang, 20/7); công trình Nâng cấp sữa chữa đường nội thị khu vực trụ sở Công an huyện (địa điểm mới).
GS9
Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã kiểm tra hồ sơ, các tài liệu liên quan đến công tác thực hiện đầu tư công từ năm 2021 - 2024 trên địa bàn.
GS11
Đại diện UBND Thị trấn đã báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công từ năm 2021-2024 địa bàn huyện Tuần Giáo thuộc nhiệm vụ được giao của đơn vị.
GS10
Theo đó, UBND thị trấn được UBND huyện giao kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 12.060 triệu đồng và được nhận thực tế số tiền 8.111 triệu đồng; trong đó đã giải ngân số tiền 5.809 triệu đồng, đạt 71,6% số vốn được giao. Trong giai đoạn 2021-2024, UBND thị trấn tiếp tục thực hiện 02 công trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang và 04 công trình đầu tư mới năm 2024 đang triển khai, số dự án phát huy hiệu quả 02 công trình, không có dự án hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả. Quá trình thực thực hiện đầu tư xây dựng, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cơ bản đã bám sát các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định, các đơn vị được lựa chọn năng lực đáp ứng được yêu cầu; chất lượng các công trình cơ bản đảm bảo theo quy định. Công tác giải ngân được thực hiện cơ bản đảm bảo khi được cấp vốn.
GS12
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại như: Kế hoạch vốn được giao có năm chưa kịp thời, sát với thực tế dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu và còn nợ đọng trong đầu tư xây dựng; tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, kéo dài; công tác quyết toán một số công trình còn chậm, kéo dài chưa đảm thời gian theo quy định.
Trong giai đoạn 2021-2024, UBND thị trấn thực hiện 01 kết luận thanh tra số 1630/KL-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo; đã thực hiện thu hồi số tiền 40.894.516 đồng và hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 tập thể và 02 cá nhân. Số dự án còn tồn đọng chậm quyết toán kéo dài: 06 công trình. Tổng số nợ xây dựng cơ bản đến thời điểm 30/9/2024: 337.098.485 đồng.
  
GS14
      Nguyên nhân của những tồn tại trên là do: Nguồn vốn đầu tư của UBND thị trấn chủ yếu là nguồn đấu giá QSĐ trên địa bàn nên phụ thuộc thời gian thực hiện, kết quả đấu giá đất trong năm, dẫn đến việc thực hiện kế hoạch vốn có năm chưa kịp thời, chưa sát, chưa đảm bảo. Năng lực trong triển khai thực hiện của nhiều chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có mặt còn hạn chế; cán bộ, công chức UBND thị trấn làm công tác quản lý đầu tư xây dựng kiêm nhiệm, trình độ năng lực còn có những hạn chế nhất định, không đồng đều và còn thiếu, thường xuyên thay đổi.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Bình Trọng - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thị trấn Tuần Giáo cần thực hiện nghiêm túc Luật đầu tư công và các quy định khác của pháp luật. Tiếp tục cập nhật đầy đủ các văn bản mới ban hành và tham mưu cho UBND huyện quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát các công trình do đơn vị thực hiện. Tiếp tục quan tâm đến công tác quản lý lưu trữ hồ sơ thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư. Quan tâm lựa chọn ưu tiên các công trình để đảm bảo tính thiết thực hiệu quả phục vụ nhân dân, tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả. Phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị trên địa bàn để thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Quan tâm giám sát, bảo vệ các công trình được đầu tư trên địa bàn./.
T/h: Lường Phượng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây